QUẢNG NGÃI ONLINE - TRANG THÔNG TIN TỔNG HỢP QUẢNG NGÃI

http://www.quangngai.online

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra tiến độ thi công các dự án kè, đường ven biển

Sáng 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án kè chống sạt lở bờ biển trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra tiến độ thi công các dự án kè, đường ven biển
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã kiểm tra các dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ; Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An; Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, TP.Quảng Ngãi (giai đoạn 1).
 
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Ban Quản lý) - đơn vị chủ đầu tư, dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương và tỉnh, thời gian thực hiện dự án năm 2020 - 2022. Đến thời điểm này, đơn vị thi công đã thực hiện đạt trên 97% giá trị hợp đồng; lũy kế đã giải ngân đạt trên 80% kế hoạch vốn. Đơn vị thi công hiện đang tiếp tục triển khai thi công các hạng mục công trình còn lại. Dự kiến trước 30/9/2022 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình. 
 
Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, TP.Quảng Ngãi (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng. Quy mô công trình gồm: Đê chắn sóng, ngăn cát phía bắc dài 190m; đê chắn sóng, ngăn cát phía nam dài 320m và kè bảo vệ bờ chống xói lở gốc đê phía nam dài 465m. Lũy kế giá trị thực hiện đến nay đạt 59% giá trị hợp đồng. Lũy kế kế hoạch vốn bố trí cho dự án đến nay gần 81/158 tỷ đồng; trong đó, năm 2022 bố trí 40 tỷ đồng, đến thời điểm này đã giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện các dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nghe chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện các dự án.

Đối với dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, các nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục thi công chân kè và thân kè, đạt trên 90% giá trị hợp đồng. Hiện nay, các nhà thầu đang triển khai thi công hoàn thiện hạng mục đỉnh kè. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trong tháng 9/2022.
 
Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh ghi nhận sự nỗ lực và đánh giá cao sự phối hợp giữa chủ đầu tư các sở ngành, địa phương trong thực hiện các dự án này. Nhờ có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và các sở, ngành, địa phương nên tiến độ thi công của cả 3 dự án đều vượt tiến độ so với hợp đồng đã ký kết; công trình thi công đảm bảo chất lượng và mỹ thuật. 
 
Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ và Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An phải hoàn thành trước 30/9 để đưa vào khai thác. Đối với dự án Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, TP.Quảng Ngãi (giai đoạn 1), cần phải xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng mốc thời gian, nhằm đảm bảo các giải pháp thi công, tránh thiệt hại khi có mưa bão xảy ra; đồng thời, xác định điểm dừng kỹ thuật ở thời điểm phù hợp. 
 
Nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An đúng tiến độ.
Nhà thầu đang phấn đấu hoàn thành Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đúng tiến độ.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 (đoạn Nghĩa Phú - Đức Chánh). Dự án có chiều dài 13,3km, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2024. 
 
Đến nay, toàn tuyến đã phê duyệt được 10 phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng được 5,45/13,3km, đạt 41%. Nhà thầu đã triển khai thi công 3/6 cầu; 10/54 cống ngang đường; lũy kế khối lượng thi công đến ngày 25/8/2022 đạt 14,4% giá trị hợp đồng…
 
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng, về tổng thể trong thời gian qua, các địa phương trong vùng dự án đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tiến độ thi công của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Tuy nhiên, so với kế hoạch, đến thời điểm này, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây lắp vẫn còn chậm so với tiến độ được giao. 
 
Nhà thầu thi công triển khai thi công công trình cầu trên đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn II a, thành phần 1, đoạn qua huyện Mộ Đức.
Nhà thầu thi công công trình cầu thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đoạn qua huyện Mộ Đức.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu UBND huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa và TP.Quảng Ngãi phải rà soát lại các quy hoạch. Nếu các quy hoạch chưa phù hợp thì trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh, đảm bảo việc xây dựng các khu tái định cư phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền phối hợp với Ban Quản lý đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, áp giá và phê duyệt các phương án bồi thường; nhanh chóng xác định giá đất tái định cư để làm cơ sở đưa vào phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và làm cơ sở thông báo thu hồi đất. 
 
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương phải quản lý chặt chẽ hiện trạng mặt bằng, không để người dân tự ý xây dựng, cơi nới, lấn chiếm mặt bằng trong phạm vi quản lý của dự án. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đề nghị chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức triển khai thi công theo đúng tiến độ đã phê duyệt. Khẩn trương phối hợp với các địa phương lập thủ tục, triển khai xây dựng các khu tái định cư trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, chậm nhất trước 31/12/2022, chủ đầu tư phải giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao trong năm 2022. 

Tác giả bài viết: Ngọc Đức

Chú ý: Nội dung trên đây là tài sản trực tuyến của Quảng Ngãi Online. Xin mời các bạn cùng chia sẻ thông tin trên Facebook, Zalo, Viber ... vv cho mọi người cùng đọc nhé. Xin cảm ơn !
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây